Thị xã Phước Long đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án xây dựng khu Trung tâm Hành chính và Khu đô thị mới

Dự án Trung tâm hành chính và khu đô thị mới là bước đột phá về phát triển kinh tế, xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn thị xã Phước Long đáp ứng được nguyện vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã, góp phần cải tạo cơ sở hạ tầng, cảnh quan đô thị, thúc đẩy Thị xã Phước Long có bước tiến vượt bậc ngày càng đẹp hơn, văn minh- hiện đại, đưa thị xã Phước Long thành một trong những trung tâm kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Phước và hội nhập với các đô thị khác trong khu vực.
Dự án xây dựng Trung tâm Hành chính thị xã Phước Long nằm trong tổng thể diện tích quy hoạch đầu tư của dự án Trung tâm hành chính và Khu ĐTM thị xã Phước Long với tổng diện tích xây dựng 12,67ha, bao gồm các hạng mục chính như: Trụ sở làm việc Thị ủy; Trụ sở làm việc HĐND –UBND; Trụ sở các Ban xây dựng Đảng, đoàn thể; Trụ sở các cơ quan, ban, ngành; Hội trường chính; Quảng trường Trung tâm với tổng mức đầu tư 1.049.041.681.377 đồng tại Quyết định số 1825/QĐ-UBND ngày 9/10/2013 của UBND tỉnh, bao gồm 3 dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật TTHC&KĐTM, xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư và xây dựng khu Trung tâm hành chính.

Đến nay về hạ tầng kỹ thuật phía Bắc dự án đã cơ bản hoàn thành xong, chỉ còn đường D1 đang tiến hành điểu chỉnh quy hoạch, phía Nam dự án đã khởi công 10 gói thầu giao thông, thoát nước mưa, nước thải, khối lượng thi công các gói thầu đến nay đạt từ 60-65 %. Đối với tuyến đường ĐT741 với chiều dài toàn tuyến là 1.795m, được phân thành 4 gói thầu, tổng mức đầu tư 56 tỷ đồng. Về trụ sở làm việc, nhà làm việc Thị ủy và Nhà làm việc HĐND –UBND khối lượng đạt 95%. Hội trường 450 chỗ  khối lượng thi công đạt 60%, đối với 8 gói thầu trụ sở làm việc MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể, các phòng ban nhà nước đạt từ 30-35%, dự kiến hoàn thiện đồng bộ, đảm bảo điều kiện để chuyển trụ sở làm việc vào cuối năm 2016.

Trường mẫu giáo với tổng vốn đầu tư 25 tỷ đồng, đang trình sở xây dựng thẩm định. Dự kiến hoàn thành công trình năm 2017. Đối với khu Trung tâm Văn hóa –TDTT hiện nay đang tiến hành hoàn chỉnh hồ sơ dự án để trình thẩm định, phê duyệt theo quy định, dự kiến triển khai trong quý IV/2016 và hoàn thành trong năm 2017.
         
Công tác đấu giá đất từ đầu năm 2016 đến nay đã tiến hành đấu giá được 02 đợt, đã đấu giá là 161 thửa, số tiền thu được là 83,8 tỷ đồng. Như vậy, từ đầu dự án đến nay đã triển khai đấu giá được 16 đợt, với tổng số thửa bán 637 thửa,  thu được là 436,9 tỷ đồng. Số tiền đấu giá tăng so với giá khởi điểm đến hiện nay là 50 tỷ đồng, số tiền này được tỉnh chủ trương chấp thuận cho thị xã Phước Long dùng nguồn tiền này để đầu tư nâng cấp các tuyến đường của thị xã và hỗ trợ chương trình nông thôn mới.
Về tiến độ và kế hoạch hoàn thành các trụ sở làm việc của Thị ủy; Trụ sở làm việc của HĐND-UBND đã hoàn thành trong tháng 6/2016, Hội trường sẽ hoàn thành vào cuối tháng 9/2016, trụ sở làm việc của khối đoàn thể và trụ sở làm việc của các phòng ban quản lý nhà nước  sẽ hoàn thành cuối tháng 11/2016, hàng hào, nhà bảo vệ, sân đường nội bộ khu A, khu B, khu C sẽ hoàn thành cuối tháng 11/2016.

Tác giả: Minh Thùy ( Thị ủy Phước Long)