Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra tiến độ các công trình trọng điểm tại Phú Riềng và Bù Đốp

Ngày 9-5, đoàn công tác của Tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn đi kiểm tra tiến độ thực hiện một số công trình trọng điểm tại 2 huyện Phú Riềng và Bù Đốp. Tham gia đoàn công tác có các đồng chí: Phạm Công, Phó chủ tịch HĐND tỉnh; Huỳnh Anh Minh, Phó chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành.
Tại các buổi làm việc, lãnh đạo 2 huyện Phú Riềng và Bù Đốp đã báo cáo tóm tắt nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh 4 tháng đầu năm 2019 và tiến độ thực hiện một số công trình trọng điểm trên địa bàn.

Tại huyện Phú Riềng, dự án trung tâm hành chính huyện có diện tích quy hoạch điều chỉnh là 166,68 ha lên 168,03ha; khu xây dựng trụ sở các cơ quan hành chính huyện tập trung giảm từ 12ha xuống còn 4,8ha. Đến nay, huyện đã chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ về cây trồng cho Công ty TNHH MTV cao su Phú Riềng 10 tỷ 117 triệu đồng. 156 hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng bởi dự án với diện tích khoảng 423.700m2, đến nay huyện đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho 8 hộ thuộc khu vực 3, còn khu vực 1 và 2 sẽ chi trả bồi thường, bố trí tái định cư trong tháng 6-2019. Về tiến độ xây dựng trụ sở Huyện ủy, HĐND, UBND, hội trường và khối đoàn thể huyện, hiện đã đổ xong bê tông sàn tầng 1, cột tầng 2, đạt 30% khối lượng, dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng trong quý 1/2020.
Đối với dự án xây dựng tuyến đường mới từ Bù Nho đi Phước Tân có chiều dài tuyến là 15.275m với tổng mức đầu tư 95 tỷ đồng (ngân sách tỉnh 80 tỷ đồng, địa phương đối ứng 15 tỷ đồng), dự kiến cuối tháng 5-2019 sẽ khởi công xây dựng, tháng 6-2020 hoàn thành và đưa vào sử dụng. Dự án đường Phú Riềng - Long Tân dài 1.800m, dự kiến thiết kế đường cấp B, mở rộng 9m, có hệ thống thoát nước, khái toán tổng mức đầu tư dự kiến là 1 tỷ 150 triệu đồng.

Lãnh đạo huyện Phú Riềng đề xuất với tỉnh tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai. Đó là, xem xét cho ứng, mượn thêm kinh phí khoảng 40-50 tỷ đồng để hoàn thành giải phóng mặt bằng; thuận chủ trương cho huyện có cơ chế đặc thù trong bán đấu giá các khu đất đầu tiên thuộc trung tâm hành chính huyện và được bố trí tái định cư cho 2 trường hợp đặc thù khi giải phóng mặt bằng thực hiện dự án ngoài quy định; xem xét hỗ trợ 30-50 tỷ đồng từ nguồn vượt thu của tỉnh năm 2018...

Phát biểu chỉ đạo buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi yêu cầu huyện Phú Riềng tập trung xóa nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS); không làm đường nhựa ở thôn, ấp mà đầu tư làm đường bê tông xi măng theo cơ chế đặc thù. Cả hệ thống chính trị trong huyện phải sát sao chỉ đạo, xử lý nghiêm tình trạng cờ bạc đang diễn ra trên địa bàn, đặc biệt tại xã Long Hà. Đối với các công trình trọng điểm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận các đề xuất của huyện, đồng thời yêu cầu huyện phải tập trung thực hiện xong giải tỏa mặt bằng, đôn đốc nhà thầu tăng tốc thực hiện; phấn đấu cơ bản hoàn thiện trụ sở huyện, không để kéo dài thêm… Dự án đường Phú Riềng - Long Tân phải đưa vào chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, thực hiện theo cơ chế đặc thù và phải tiến hành làm ngay.
Tại huyện Bù Đốp, đại diện lãnh đạo huyện đã báo cáo về tiến độ triển khai 6 dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn, đồng thời nêu một số khó khăn, vướng mắc về tiến độ triển khai công trình thủy lợi đập Bù Tam do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư có tổng diện tích 78ha, tác động đến 95 hộ dân. Trong quá trình thực hiện có 4 hộ đồng bào DTTS chưa đồng thuận và xuất hiện tình trạng xây nhà trái phép để yêu cầu đền bù.

Dự án mở rộng đường ĐT 759B, đoạn từ xã Thiện Hưng đi xã Phước Thiện có tổng mức đầu tư 72 tỷ 162 triệu đồng, dài 3.021m, ảnh hưởng đến 292 hộ dân. Huyện đã thực hiện xong kiểm kê, áp giá bồi thường với tổng số tiền bồi thường dự kiến 3 tỷ 344 triệu đồng, dự kiến triển khai vào tháng 6-2019. Đối với dự án đường Hoàng Văn Thụ nối dài, mặc dù Tỉnh ủy đã thuận chủ trương cho triển khai, nhưng qua nhiều lần đối thoại, người dân chưa đồng thuận với các phương án nên chưa thể thực hiện. Về dự án khu du lịch sinh thái lòng hồ Cần Đơn đang vướng các chủ trương không tác động đến hệ thống rừng phòng hộ đầu nguồn và đóng cửa rừng của Chính phủ nên không thể triển khai các phương án đầu tư. Bên cạnh đó, khu vực đất xung quanh dự án là đất lâm nghiệp chưa tách khỏi lâm phần để giao về huyện nên không có quỹ đất sạch để kêu gọi đầu tư.

Đối với dự án nhà bia tưởng niệm nạn nhân trong chiến tranh biên giới Tây Nam, huyện đang xây dựng tại ấp Tân Trạch, xã Phước Thiện với diện tích 900m2, tổng vốn đầu tư 2 tỷ 685 triệu đồng. Đến nay đã hoàn thành các hạng mục, dự kiến đầu tháng 6-2019 sẽ khánh thành. Dự án xây dựng Trường mẫu giáo Tân Tiến, đây là công trình góp phần đưa xã về đích nông thôn mới năm 2019 với quy mô 20 phòng học, nhà ăn bán trú và khu làm việc ban giám hiệu.

Lãnh đạo huyện Bù Đốp đã kiến nghị, đề xuất với tỉnh xin chủ trương hỗ trợ 100% kinh phí xây dựng đường bê tông xi măng theo cơ chế đặc thù tại vùng đồng bào DTTS, vùng sâu, xa, khó khăn; cho kéo dài thêm tuyến kênh tưới thuộc hệ thống kênh sau thủy điện Cần Đơn đến khu vực ấp Sóc Nê, xã Tân Tiến; cho chủ trương đầu tư tuyến đường ĐT 759B, từ xã Phước Thiện đến cửa khẩu Hoàng Diệu để phát triển kinh tế mậu biên...

Sau khi nghe ý kiến đóng góp của các sở, ngành liên quan, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi yêu cầu huyện tiếp tục sắp xếp lại bộ máy theo Đề án 999 của Tỉnh ủy; xử lý nghiêm tình trạng cờ bạc, giữ vững an ninh biên giới và phát huy tinh thần đoàn kết, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau. Đối với những khó khăn trong triển khai các dự án, huyện phải phối hợp với nhà đầu tư, khơi thông các nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện để chăm lo tốt đời sống nhân dân, đặc biệt vùng đồng bào DTTS... Đầu tháng 7-2019, huyện phải có báo cáo cụ thể về dự án khu du lịch sinh thái lòng hồ Cần Đơn.

Tác giả: Ngân Hà (Báo Bình Phước)