Kiên quyết loại bỏ những nhà thầu yếu kém

Chiều 8-11, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ quý IV năm 2017. Đồng chí Trần Tuệ Hiền, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp. Dự cuộc họp còn có đồng chí Huỳnh Thị Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh.
Tại phiên họp, đại diện thành viên UBND tỉnh Võ Sá, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đã báo cáo tình hình thực hiện giải ngân vốn đầu tư công 10 tháng đầu năm và ước thực hiện cả năm 2017. Theo đó, tổng kế hoạch vốn năm 2017 đã giao là 2.406 tỷ 035 triệu đồng. Vốn giải ngân đến ngày 31-10 là 1.237 tỷ 597 triệu đồng, đạt 51% kế hoạch năm. Ước thực hiện giải ngân cả năm 2017 là 2.210 tỷ 382 triệu đồng, đạt 92% kế hoạch. Nhìn chung, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản 10 tháng năm 2017 đạt thấp. Tuy nhiên, vẫn có một số chủ đầu tư tỷ lệ giải ngân 10 tháng qua đạt cao như: Văn phòng điều phối chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt 100%, Sở Xây dựng đạt 94%, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đạt 91%, Sở GD-ĐT đạt 78%, UBND huyện Chơn Thành, Đồng Phú lần lượt đạt 97% và 83%....

Chủ tịch UBND huyện Hớn Quản Trịnh Minh Hoài giải trình nguyên nhân dẫn đến tình hình giải ngân nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn huyện còn chậm
Tại phiên họp, đại diện một số chủ đầu tư, thành viên UBND tỉnh và lãnh đạo UBND tỉnh đã giải trình nguyên nhân dẫn đến giải ngân vốn đầu tư công chậm. Trong đó, nguyên nhân khách quan là do công tác bàn giao, chuyển đổi chủ đầu tư từ các sở, ban, ngành về ban quản lý dự án chuyên ngành nên mất nhiều thời gian. Một số nguồn vốn mới được giao trong thời gian gần nên chưa kịp giải ngân. Nguyên nhân chủ quan là còn chủ đầu tư chưa thực sự chỉ đạo quyết liệt, đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công để giải ngân nguồn vốn. Việc hoàn thiện thủ tục đầu tư của các dự án còn chậm so với quy định, nhất là các dự án tăng thu tiền sử dụng đất năm 2017. Công tác đấu thầu, thi công công trình, nghiệm thu khối lượng thanh toán chưa chủ động thực hiện ngay từ đầu năm. Lãnh đạo UBND tỉnh đã có nhiều chỉ đạo quyết liệt và đặt mục tiêu tiến độ cụ thể cho từng dự án để giải ngân nguồn vốn đầu tư công nhưng kết quả giải ngân một số dự án vẫn chưa đạt như mong muốn.

Kết luận phiên họp, đồng chí Trần Tuệ Hiền, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao sự nỗ lực của UBND tỉnh trong việc điều hòa và giải ngân nguồn vốn đầu tư công trong 10 tháng qua. Đồng chí đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn, xem tiến độ giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ trọng tâm trong tháng cuối năm 2017; tăng cường các biện pháp quản lý để kiểm soát có hiệu quả tiến độ giải ngân nguồn vốn; kiên quyết loại bỏ các nhà thầu, các đơn vị thi công kém năng lực. Đồng thời, kiên quyết chỉ đạo các ngành thực hiện nghiêm những ý kiến kết luận của Thường trực Tỉnh ủy.

Tác giả: Đông Kiểm (Báo Bình Phước)