Đảng Bộ tỉnh Bình Phước

https://tinhuybinhphuoc.vn

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm kiểm tra tiến độ thi công các dự án tại khu di tích Tà Thiết

Ngày 21-11, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm đã kiểm tra thực địa tiến độ xây dựng các dự án tại tại Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt căn cứ Bộ chỉ huy Miền Tà thiết, ấp Cần Dực, xã Lộc Thành, huyện Lộc Ninh.
Công trình tưởng niệm anh hùng liệt sỹ tại khu di tích do Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch làm chủ đầu tư, kinh phí dự toán khoảng 100 tỷ đồng từ nguồn kinh phí xã hội hóa đóng góp của Bộ Quốc phòng, Quân khu 7, Binh đoàn 16, Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam. Công trình gồm 7 hạng mục. Hiện nay 2 hạng mục hàng rào và tượng đài đang chuẩn bị thi công, cổng chào đã hoàn thành 20%,  4 hạng mục khác hoàn thành 60-80% khối lượng. Khó khăn hiện nay là trong hàng rào của dự án có 64 hộ dân xâm canh với diện tích gần 60 ha.

Kiểm tra thực tế, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm chỉ đạo: Lãnh đạo xãn Lộc Thành phối hợp với chủ đầu tư tăng cường tuyên truyền giáo dục để người dân nâng cao nhận thức. Huyện Lộc Ninh và chủ rừng tham mưu cho tỉnh hướng giải quyết đưa dân ra khỏi vùng dự án, đồng thời trong tuần tới sẽ họp dân tại căn cứ Tà Thiết, có tham gia của các sở, ngành cấp tỉnh, huyện để nghe ý kiến của nhân dân và chủ trương của tỉnh về giải phóng mặt bằng dự án với phương châm ổn định đời sống người dân khi di dời.

Tác giả: P.Thảo (BBP)

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây