Đảng Bộ tỉnh Bình Phước

https://tinhuybinhphuoc.vn

Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra hạ tầng giao thông

Ngày 06/7, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Văn Lợi chủ trì đoàn công tác kiểm tra thực trạng và tiến độ triển khai thi công một số tuyến giao thông quan trọng trên địa bàn 2 huyện: Lộc Ninh và Bù Đốp. Cùng đi có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh và đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành của tỉnh.
Đến 06/8 phải thông tuyến đường tránh thị trấn Lộc Ninh
Trong buổi sáng, đoàn đã kiểm tra tiến độ thi công đường tránh quốc lộ 13 đoạn qua thị trấn Lộc Ninh. Báo cáo tại buổi kiểm tra, đồng chí Lê Trường Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Lộc Ninh cho biết: dự án đường tránh thị trấn Lộc Ninh (từ xã Lộc Hưng kết nối lên đường Nguyễn Tất Thành của thị trấn) có tổng mức đầu tư 245 tỷ đồng; thời gian thi công đến hết tháng 01/2021, hiện nay đang tiến hành đổ móng trụ cọc nhồi cầu số 2 để xây mố. Huyện cũng đã chi trả xong kinh phí giải phóng mặt bằng cho Công ty TNHH MTV cao su Lộc Ninh và đang chờ công ty lập hồ sơ thanh lý cao su để giao đất. Đối với phần đất của nhân dân, Trung tâm phát triển quỹ đất huyện đã kiểm kê xong và đang chờ UBND tỉnh phê duyệt đơn giá để áp giá và lập phương án đền bù. Từ khi khởi công đến nay, huyện đã giải ngân đạt 58% kế hoạch vốn giao, dự kiến đến cuối năm sẽ giải ngân hết số vốn tỉnh giao.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi cùng đoàn đã kiểm tra việc triển khai nâng cấp mở rộng đường Phan Chu Trinh kết nối đường tránh thị trấn Lộc Ninh ra quốc lộ 13. Dự án được thi công đến hết ngày 31/12/2020 với tổng kinh phí gần 80 tỷ đồng, công tác giải phóng mặt bằng cơ bản đã thực hiện xong (còn một số hộ dân chưa thống nhất đền bù). Đến nay, đơn vị đang thi công nền cấp phối sỏi đỏ và hệ thống mương thoát nước. Tiến độ giải ngân đạt khoảng 60% kế hoạch vốn giao, dự kiến đến cuối năm sẽ hoàn thành giải ngân 100% vốn.
 
Qua kiểm tra thực tế và nghe các sở, ngành, UBND huyện báo cáo tiến độ giải ngân, những khó khăn, vướng mắc phát sinh, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi đề nghị huyện tập trung làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện cho các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thi công. Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị, đến ngày 06/8, huyện phải thông tuyến tuyến đường tránh thị trấn kết nối từ xã Lộc Hưng ra Lộc Tấn và phải bàn giao công trình xong trước tết Nguyên đán 2021.

Bù Đốp cần đầu tư hạ tầng đáp ứng nhu cầu phát triển 
Chiều cùng ngày, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi và đoàn đã kiểm tra đường vào Cửa khẩu Tân Tiến (xã Tân Tiến, huyện Bù Đốp). Để đáp ứng nhu cầu qua lại của người dân 2 bên biên giới, phù hợp với phát triển hiện nay và tiến tới nâng cấp Cửa khẩu Tân Tiến thành cửa khẩu chính, qua kiểm tra thực tế hiện trạng tuyến đường và cầu sông Măng kết nối tuyến đường với Vương quốc Campuchia, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị huyện phối hợp các ngành liên quan đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến đường với mặt cắt ngang rộng 65m và xây cầu bê tông cốt thép tương xứng.
btktra2
Đoàn đến thăm hỏi đời sống người dân ở điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới
xã Thanh Hòa, huyện Bù Đốp

Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị, vốn giải phóng mặt bằng do huyện bố trí, UBND tỉnh sẽ đầu tư kinh phí xây dựng. Đặc biệt, huyện phải chú trọng vận động nhân dân tự nguyện hiến đất giải tỏa 2 bên đường và phân kỳ đầu tư hợp lý.

Tiếp tục chuyến công tác, đoàn kiểm tra tuyến đường vào Cửa khẩu Hoàng Diệu. Đồng chí Giang Thị Phương Hạnh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Bù Đốp cho biết, đường từ trung tâm huyện vào Đồn biên phòng Cửa khẩu Hoàng Diệu đã và đang được đầu tư nâng cấp, tuy nhiên đoạn từ đồn biên phòng lên cầu sông Măng khoảng 1,7km chưa được đầu tư.

Qua kiểm tra, để tạo diện mạo, đáp ứng nhu cầu giao thương, qua lại giữa 2 nước, tiến tới xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Hoàng Diệu, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị huyện Bù Đốp phối hợp các ngành thực hiện đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến đường ngang 45m và chú trọng quy hoạch khu kinh tế cửa khẩu có các phân khu chức năng; kêu gọi các nhà đầu tư phát triển nhà máy, xí nghiệp công nghiệp tại đây, trong thời gian tới tỉnh và huyện sẽ tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng cho khu kinh tế cửa khẩu.

Đoàn công tác đã đến thăm điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới xã Thanh Hòa, huyện Bù Đốp. Thay mặt đoàn, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi ân cần thăm hỏi đời sống người dân và chia sẻ với những khó khăn ban đầu của các hộ khi về nơi ở mới. Bí thư Tỉnh ủy mong muốn các hộ dân yên tâm gắn bó với nơi ở mới và thường xuyên kết nối với chính quyền cơ sở, chung tay bảo vệ biên giới hòa bình, ổn định và ngày càng phát triển.

Tác giả: Minh Luận

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây