Đảng Bộ tỉnh Bình Phước

https://tinhuybinhphuoc.vn

Lãnh đạo tỉnh kiểm tra tiến độ các dự án trọng điểm

Ngày 11-3, các đồng chí: Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Văn Trăm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Ngọc Trai, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Huỳnh Anh Minh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và huyện Lộc Ninh đi kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án tại: Khu di tích quốc gia đặc biệt Bộ chỉ huy Miền Tà Thiết; khu vực cảng nội địa (ICD) và Trung tâm thương mại vùng biên thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư; dự án điện năng lượng mặt trời và kiểm tra công trình xây dựng đường giao thông nông thôn tại xã Lộc Tấn (Lộc Ninh).
Theo quy hoạch, khu vực cảng ICD và Trung tâm thương mại vùng biên thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư có diện tích gần 30 ha. Riêng dự án cảng ICD có diện tích 25,7ha do Tổng công ty TNHH MTV thương mại - xuất nhập khẩu Thanh Lễ làm chủ đầu tư. Sau khi kiểm tra thực tế, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi đề nghị chủ đầu tư quản lý tốt diện tích được giao và đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục của công trình cảng.
Công trình đường nông thôn mới tại xã Lộc Tấn do các lực lượng vũ trang đóng chân trên địa bàn thi công. Kết quả, các đơn vị không chỉ hoàn thành 15 tuyến đường tại 4 ấp: Thạnh Tây, 6B, K57 và 12 với tổng chiều dài 16.143m trước thời gian so với kế hoạch đề ra mà còn làm thêm 30m cho các gia đình chính sách và sửa chữa, dặm vá 50m đường cho 3 hộ dân ở ấp 6B. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao nỗ lực của chính quyền, nhân dân huyện Lộc Ninh và các đơn vị thi công góp phần đưa xã Lộc Tấn từng bước hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Đồng chí yêu cầu địa phương tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân chung tay, chung sức quản lý tốt các tuyến đường để công trình có ý nghĩa này được sử dụng lâu dài.

Đối với tiến độ thực hiện dự án điện năng lượng mặt trời, đại diện Công ty cổ phần Tập đoàn Hưng Hải (chủ đầu tư) cho biết: Tuyến đường dây 220kV Lộc Ninh - Bình Long 2 có chiều dài 29km, đi qua địa bàn 5 xã thuộc huyện Lộc Ninh và xã Thanh Lương (TX. Bình Long). Đến nay, theo báo cáo chuyên ngành được các cấp phê duyệt, công ty đã phối hợp với địa phương và đơn vị tư vấn đo đạc kiểm đếm đạt 80% diện tích mặt bằng tuyến đường dây. Nhà thầu thi công còn triển khai đào móng trụ các vị trí đã bàn giao mặt bằng. Dự kiến gói thầu này sẽ hoàn thành vào tháng 9-2019. Với các dự án điện năng lượng mặt trời Lộc Ninh 1,2,4,5, chủ dự án đã hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan đến đất đai và chi trả tiền bồi thường cho chủ đất. Riêng dự án số 3, công ty đang đàm phán với chủ đất để hoàn thành công tác chuyển nhượng để triển khai xây dựng nhà máy. Đến nay, các nhà thầu đang tập trung san lấp mặt bằng đạt hơn 50% tại khu vực đặt nhà máy điện năng lượng mặt trời 1. Tại buổi làm việc, chủ đầu tư kiến nghị UBND tỉnh chấp thuận cho điều chỉnh hướng tuyến đấu nối (không lớn) so với thiết kế ban đầu. Đồng thời cho chủ trương giải quyết vướng mắc khoảng 30 ha trong vùng lõi của các dự án để đẩy nhanh tiến độ...

Sau khi nghe báo cáo, kiến nghị của chủ đầu tư, đề xuất giải quyết những vướng mắc và chỉ đạo tiến độ thực hiện các dự án điện năng lượng mặt trời đã có phê duyệt của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi hoan nghênh thiện chí của Công ty cổ phần tập đoàn Hưng Hải đã tiên phong đầu tư trên lĩnh vực điện mặt trời tại Bình Phước. Về kiến nghị của công ty, Bí thư Tỉnh ủy giao các sở, ban, ngành có liên quan đề xuất cơ chế phù hợp; đồng thời đề nghị nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu đưa 200 MW điện thương phẩm hòa lưới điện quốc gia trong năm 2019.

Kiểm tra tiến độ dự án khách sạn Tà Thiết tại Khu căn cứ Bộ chỉ huy miền Tà Thiết, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi đánh giá cao cố gắng của đơn vị thi công trong việc hoàn thiện công trình. Đến thời điểm hiện nay, khách sạn Tà Thiết đang được các đơn vị thi công gấp rút hoàn thiện hạng mục cuối, dự kiến sẽ khánh thành ngày 19-3-2019.

Qua khảo sát thực tế tại các điểm ở Khu di tích Bộ chỉ huy Miền Tà Thiết, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu huyện Lộc Ninh cần xây dựng chuỗi các dịch vụ phát triển du lịch song hành, qua đó góp phần khai thác tốt tiềm năng thế mạnh khi các công trình nơi đây đi vào vận hành, khai thác.
 

Tác giả: Thanh Mảng (Báo Bình Phước)

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây