Bình Phước: Chỉ đạo đẩy mạnh phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công năm 2025

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 929/UBND-TH ngày 04/3/2025 yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công năm 2025.
Trên cơ sở số liệu giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công của Kho bạc Nhà nước khu vực XVI, kết quả giải ngân vốn đầu tư công đến ngày 20/3/2025 của tỉnh đạt khá 10,9%, cao hơn 0,9 điểm % so với cùng kỳ năm 2024, trong đó vốn ngân sách Trung ương đạt tỷ lệ 16,3%. Bên cạnh tỷ lệ giải ngân đạt tốt của một số huyện, như: Huyện Bù Đốp đạt 40%, thị xã Chơn Thành đạt 27.9%, huyện Đồng Phú đạt 37,7%, huyện Bù Gia Mập đạt 26%. Một số đơn vị giải ngân còn thấp, như: Thị xã Phước Long đạt 2.2%, huyện Hớn Quán đạt 6.9%, thành phố Đông Xoài đạt 8,6%, Ban QLDA đầu ĐTXD tinh đạt 10.2%. Đồng thời, vốn ngân sách Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia đến ngày 20/3/2025 chưa thực hiện giải ngân.

Kết quả giải ngân vốn đầu tư công có ý nghĩa quan trọng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng; đồng thời, năm 2025 là năm có ý nghĩa đặc biệt qua quan trọng, năm cuối thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 và là năm tiến hành đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII. Để phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công tối thiểu trên 95% chỉ tiêu Chính phủ giao và Nghị quyết của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh đã đề ra, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các đồng chí Bí thư Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy; yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh và các Chủ đầu tư đề cao trách nhiệm, tập trung chỉ đạo, điều hành, phân bổ, đầy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 được giao, cụ thể:

1. Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 08/02/2025 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2025, Công điện số 16/CĐ-TTg ngày 18/02/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc đôn đốc đẩy mạnh phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công năm 2025; Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 01/3/2025 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đột phá thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng cả nước năm 2025 dạt 8% trở lên; Công điện số 02/CĐ-BKHĐT ngày 08/02/2025 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc đôn đốc phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2025, Công văn số 929/UBND-TH ngày 04/3/2025 của UBND tỉnh về việc đẩy mạnh phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công năm 2025.
 

Tuyến đường Phan Bội Châu (TP. Đồng Xoài) được xây dựng từ nguồn vốn đầu tư công - Ảnh: Nhã Trâm

2. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về công tác đấu giá quyền sử dụng đất với kết quả cao nhất để có nguồn thu giải ngân vốn đầu tư công.

3. Xây dựng kế hoạch giải ngân theo từng tháng, quý cho từng nhiệm vụ, dự án; Phân công lãnh đạo chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ thực hiện và giải ngân của từng nhiệm vụ, dự án theo kế hoạch đã đặt ra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, báo cáo, kiến nghị UBND tỉnh giải quyết những khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh.

4. Chủ động rà soát, đánh giá khả năng giải ngân của từng nhiệm vụ, dự án để có phương án điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2025 từ những nhiệm vụ, dự án chậm giải ngân sang nhiệm vụ, dự án giải ngân tốt, có nhu cầu bổ sung vốn và có khả năng giải ngân ngay khi được bổ sung vốn.

5. Thực hiện các thủ tục thanh toán vốn đầu tư công trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày có khối lượng hoàn thành được nghiệm thu theo quy định, không dồn khối lượng để thanh toán vào cuối năm; Khẩn trương hoàn thiện thủ tục phê duyệt quyết toán, giải ngân vốn đối với các dự án đã hoàn thành, đưa vào sử dụng.

6. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xử lý nghiêm theo quy định các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, tổ chức, cá nhân vô tình làm chậm tiến độ phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công; thay thế kịp thời những cán bộ, công chức, viên chức, người lao động yếu kém về năng lực, trì trệ, gây phiền hà, kiên quyết xử lý các hành vi tiêu cực, tham nhũng trong quản lý đầu tư công. Đề cao vai trò và gắn trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị với kết quả giải ngân; xác định kết quả giải ngân vốn đầu tư công là một tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu và tập thể, cá nhân liên quan.

7. Đối với vốn phân cấp các huyện, thị xã, thành phố: Yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo quyết liệt khẩn trương phân bổ, đẩy mạnh giải ngân hết số vốn được giao, khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, thiếu tập trung, chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh về công tác phân bổ và giải ngân vốn phân cấp được giao.

8. Đối với dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước), căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, yêu cầu các Sở, ban, ngành, địa phương khẩn trương triển khai thực hiện dự án, đảm báo tiến độ theo Kế hoạch được Chính phủ phê duyệt tại Nghị quyết 147/NQ-CP ngày 20/9/2024.

Tác giả: Thu Hiền